# Сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно

**Download links:** \
&#x20;\
&#x20;→ [**Сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно**](http://renhaparma.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=%d1%81%d0%bd+%d1%80%d0%ba+102-03-2011+%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;→ [**Сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно**](http://renhaparma.skyrimvr.ru/?dl\&keyword=%d1%81%d0%bd+%d1%80%d0%ba+102-03-2011+%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\\

При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан», «Указатель межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан» по состоянию на начало текущего года. Настоящие строительные нормы: - устанавливают цели нормативных требований к безопасности и охране труда при возведении объектов технического регулирования в строительстве далее - жилые и общественные здания и сооружения и их комплексы, здания и сооружения предприятий промышленности, энергетики, транспорта, связи, водного, сельского и городского хозяйства, а также другие объекты строительства ; - формулируют функциональные требования к безопасности и охране труда при возведении объектов технического регулирования в строительстве; - задают минимальный уровень рабочих характеристик при возведении объектов технического регулирования в строительстве - приемлемые строительные решения. Unfortunately, it looks like the search requests sent from your IP address are automated. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях; — ГОСТ 4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест; — ГОСТ 22853-86 Здания мобильные инвентарные.\
&#x20;![сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно](http://images.myshared.ru/4/267591/slide_4.jpg)\\

В случае обнаружения деформаций железнодорожного полотна и путей работы следует прекратить, рабочих вывести из выработки, оповестить службы пути железной дороги и выставить предупредительные знаки безопасности сигналы. Графическое изображение способов строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах. Термин Определение 1 Здание, участок 1. Если ссылочный документ заменен изменен , то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным измененным стандартом. Минимальная ширина марша может быть принята равной 0,9 м. В двухуровневых квартирах внутриквартирные лестницы допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине должна быть не менее 18 см. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является 2. Ось железнодорожного пути, по которому перевозится жидкий металл, шлак, тележки со слитками и изложницами, тележки с мульдами и коробами для перевозки шихтовых материалов 5 Примечания: 1. Прокладку телевизионных кабелей на отдельных участках вне лотков в техподполье рекомендуется предусматривать в ПВХ трубах.

Для каждого члена семьи предусматривается спальное место с габаритами не менее 2х0,3 м. При двухрядном расположении лифтов ширина лифтового холла должна быть не менее, м: — 1,8 — при установке лифтов с глубиной кабины менее 2100 мм; — 2,5 — при установке лифтов с глубиной кабины 2100 мм и более. Проектирование систем отопления и вентиляции встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения следует выполнять согласно требованиям соответствующих норм с учетом технологического задания.\
&#x20;![сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно](http://images.myshared.ru/4/267591/slide_4.jpg)\\

**СН РК 3.01 01 2011 Генеральные планы промышленных предприятий** - Взамен СНиП РК 3. Ствол мусоропровода должен быть дымо-газо-водонепроницаемым и выполняться из труб диаметром условного прохода 400 мм, изготовленных из негорючих материалов, соответствующих гигиеническим нормативам и противопожарным требованиям.\
&#x20;![сн рк 102-03-2011 скачать бесплатно](http://blanks.kz/wp-content/uploads/2013/01/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.jpg)\\

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РК СН РК 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ с изменениями и дополнениями по состоянию на 05. Введены в действие с 1 мая 2012 года Предварительный вариант с дополнениями от 05. Содержание Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Общие положения 5 Подготовка к строительству. Требования к строительной организации 6 Строительно-монтажные работы 7 Механизация строительства и транспорт 8 Материально-техническое обеспечение 9 Оценка соответствия зданий и сооружений, строительство которых закончено. Приемка и ввод их в эксплуатацию 10 Государственный контроль и надзор за строительством 11 Обеспечение безопасности труда и охрана окружающей среды Приложение А обязательное Перечень документов, которые должны находиться на строительной площадке в оригиналах и копиях Приложение Б обязательное Перечень документов, предъявляемых застройщиком при приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию Приложение В обязательное Журнал производства работ Приложение Г обязательное Акта освидетельствования скрытых работ Приложение Д обязательное Акт промежуточной приемки ответственных конструкций ВВЕДЕНИЕ Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены техническим регламентом РК «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». При переработке норм учтен опыт применения действующих нормативных документов Республики Казахстан, достижения науки и новых технологий, передовой опыт стран Евразийского содружества по проектированию и строительству, представленные в национальных и межгосударственных нормативных документах. Настоящие строительные нормы далее - СН РК устанавливают общие положения ведения строительства и требования к строительным организациям, выполнение которых обеспечивает надежности и безопасности строительства, устойчивого функционирования построенных зданий и сооружений при эксплуатации. Специфичность строительной продукции, поступающей в обращение на потребительский рынок, следует оценивать по совокупности факторов, оказывающих влияние на жизненный цикл строительного объекта в целом - от творческого замысла до изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации строительного объекта. Обеспечение безопасности строительного объекта для потребителей и окружающей среды, в соответствии требованиям системы технического регулирования в строительстве, по опыту экономически развитых государств показывает, что продукция строительной деятельности требует качественно иных, специфических критериев, условий и механизмов обеспечения ее безопасности, также наличие из трех составляющих: - эффективной системы технического регулирования в строительстве; - безопасных и качественных материальных ресурсов; - квалифицированных человеческих ресурсов. Развитие международных связей и межгосударственных социально-экономических институтов таких, как нормативные договоры, экономические и таможенные союзы государств, Всемирная торговая организация ВТО — различия между национальными нормативными базами интенсивно сглаживаются за счет гармонизации национальных законодательств и широкого применения региональных, международных и межгосударственных стандартов. Несмотря на многообразие форм, которые принимают национальные нормативные базы, в большинстве экономически развитых государств нормативные базы строительной отрасли базируются на общих принципах, которые закреплены в международных, региональных и союзных соглашениях. Требования настоящего нормативного документа являются обязательными. Настоящие строительные нормы: - устанавливают цели и задачи строительного нормирования, вытекающие из целей технического регулирования строительной отрасли, которое устанавливает минимальные требования ко всем строительным объектам и субъектам строительной деятельности, для обеспечения здоровья, безопасности и благосостояния людей; - формулируют функциональные требования, чтобы дать качественную характеристику объекта нормирования. Настоящие строительные нормы действуют на территории Республики Казахстан далее - РК и распространяются на строительство новых, капитальный ремонт и консервацию объектов, реконструкцию и ликвидацию снос существующих зданий и сооружений далее -строительство , возводимых на основании исходных материалов данных для проектирования и строительства, полученных в установленном порядке, а также на благоустройство и инженерную подготовку земельных участков. Требования настоящих норм, являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими строительную деятельность на территории РК. При строительстве линейных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения железных дорог, в полосе отвода автомобильных дорог и других транспортных путей должны дополнительно учитываться требования действующих нормативных документов. Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками физическими лицами собственными силами, на принадлежащих им земельных участках. Документ также не распространяется на производство материалов, изделий и конструкций на предприятиях стройиндустрии и промышленности строительных материалов. При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории Республики Казахстан, в том числе по перечням фонда нормативных правовых актов, Указателям нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан и межгосударственных нормативных документов по стандартизации, ежегодно издаваемым по состоянию на 01 января текущего года. Если ссылочный документ заменен изменен , то при пользовании настоящими нормами следует руководствоваться замененным измененным стандартом, если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Авторский надзор осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; Технический надзор: надзор за строительством на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию; Незавершенное строительство: объект строительства, не принятый в установленном порядке заказчиком для ввода в эксплуатацию и не используемый по назначению проживание, оказание услуг, выпуск продукции, получение прибыли и другие виды эксплуатации ; Здание: искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть; Сооружение: искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объекг наземный, надводный и или подземный, подводный , имеющий естественные или искусственные пространственные границы и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания перемещения людей, грузов, а также размещения прокладки, проводки оборудования или коммуникаций. Сооружение также может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное либо мемориальное назначение; Проект: замысел физических и юридических лиц или государства по обеспечению необходимых условий обитания и жизнедеятельности человека, представленный в форме архитектурной, градостроительной и строительной документации чертежей, графических и текстовых материалов, инженерных и сметных расчетов ; Экспертиза проектов: Этап разработки предпроектной или проектной документации, предшествующий принятию заказчиком инвестором решения о целесообразности инвестирования проекта, его утверждения и реализации. Экспертиза заключается в проведении анализа документации и установлении эффективности инвестиций, достоверности и обоснованности заложенных в проектах объемов работ и финансовых затрат, а также в оценке качества проектов путем установления их соответствия либо несоответствия градостроительным и техническим регламентам, условиям и требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение государственных, общественных и частных интересов, благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека, устойчивого функционирования проектируемых объектов; Строительная деятельность далее - строительство : Деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и или изменения расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта существующих объектов зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций , монтажа демонтажа , связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления производства строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, выработавших свой ресурс; Объекты объекты строительства, их комплексы : Здания, а также объемные, плоскостные и линейные сооружения: - жилищно-гражданского назначения; - коммунального назначения, включая инженерные сети; - автомобильные и железные дороги и их инфраструктура; - воздушного и водного транспорта; - мосты, путепроводы, тоннели, продуктопроводы и линии электропередач с инженерными сооружениями; - телекоммуникационной и космической связи; - энергетики, включая здания и сооружения для атомной энергетики; - промышленности, включая здания и сооружения для добывающей промышленности; - сельскохозяйственного, водохозяйственного, ирригационного и или гидротехнического назначения; - жилого, производственного и подсобно-хозяйственного назначения в заповедниках, заказниках, рыбопитомниках, лесных, охотничьих и других угодьях; - в военных городках и специальных военных технологических комплексах; К объектам, в которых намечается произвести изменения, также относятся отдельные жилые и нежилые помещения или части существующего здания сооружения ; Строительная продукция: Промежуточный и или конечный результат архитектурной, градостроительной и или строительной деятельности; Качество строительной продукции качество объекта : Совокупность характеристик включая эстетические доведенной до потребителя конечной строительной продукции, отражающих требования, направленные на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей и общества в целом на протяжении всего срока службы эксплуатации, использования, применения ; Постутилизация объекта: Комплекс работ по демонтажу и сносу капитального строения здания, сооружения, комплекса после прекращения его эксплуатации пользования, применения с одновременным восстановлением и вторичным использованием регенерируемых элементов конструкций, материалов, оборудования , а также переработкой не подлежащих регенерации элементов и отходов; Консервация строящихся объектов: Комплекс мер по обеспечению сохранности и качественных характеристик конструкций, материалов и оборудования незавершенного строительством объекта на период временного приостановления его строительства; Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: Оказание комплекса услуг, обеспечивающих подготовку и осуществление строительства, имеющих целью достижение оптимальных проектных показателей; Уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства: Центральный государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью; Инженерное оборудование зданий сооружений : Комплекс, инженерных систем и технических устройств, создающих нормативные либо комфортные условия проживания быта , трудовой деятельности пребывания людей, обеспечивающих сохранение материальных ценностей, а также инженерного обеспечения технологического оборудования и производственных процессов; Государственный стандарт: Стандарт, утвержденный уполномоченным органом и доступный широкому кругу потребителей; Технический барьер: барьер, возникающий вследствие различия или изменчивости требований, содержащихся в технических регламентах и стандартах; Технический регламент: Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к продукции и или процессам их жизненного цикла, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании; Техническое регулирование: Правовое и нормативное регулирование отношений, связанных с определением, установлением, применением и исполнением обязательных и добровольных требований к продукции, услуге, процессам, включая деятельность по подтверждению соответствия, аккредитации и государственный контроль, за соблюдением установленных требований, за исключением санитарных и фитосанитарных мер. До начала строительства объекта осуществляются работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем строительство в сроки, предусмотренные проектом организации строительства, включая проведение общей организационно-технической подготовки, а также подготовки к строительству объекта строительной организации. Строительство объекта осуществляется под контролем государственной архитектурно-строительной инспекции и других органов государственного контроля и надзора, действующих в пределах своей компетенции. Примечание - Застройщиком может быть инвестор. Взаимоотношения застройщика и инвестора, не являющегося застройщиком, определяются договором между ними. Передача застройщиком своих функций и соответствующей ответственности привлеченной организации или эксперту оформляется договором между ними. Выбор топологии дорог и их параметров протяженность, размещение, покрытие осуществляются на основе схемы движения автотранспорта на строительной площадке, предусматривающей беспрепятственный проезд всех автотранспортных средств в обслуживаемые зоны. Последовательность устройства дорог включает следующие этапы: составление схемы движения автотранспорта, выбор вида дорог, определение характеристик и конструкций дорог. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы следует поставить в известность. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В раздел 5 внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16. Заказчик, имеющий намерение осуществить строительство объекта, обязан в соответствии с законодательством получить в местных исполнительных органах районов городов решение о предоставлении земельного участка под строительство этого объекта либо разрешение на использование под строительство участка, принадлежащего заказчику. Указанные должностные лица обязаны иметь соответствующее разрешение, согласно требованиям действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При этом совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного представителя технадзора одним подразделением или должностным лицом этой организации недопустимо. Проверкой устанавливаются: - наличие у лица, осуществляющего строительство технологической документации ППР, ПОС, технологических карт, регламентов, и т. Проектно-сметная документация должна быть документирована застройщиком заказчиком путем постановки штампа и подписью ответственного должностного лица, указанного в договоре подряда на проектные проектно-изыскательские работы. Состав и содержание разделов проектно-сметной документации должны соответствовать СН РК 1. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре. Запрещается производство строительно-монтажных работ без утвержденных проектов организации строительства и проектов производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. Для строительства зданий и сооружений со сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе проектной документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся: - оснастка и приспособления, устройства и установки для транспортирования, монтажа, демонтажа подъема, надвижки, сборки, разборки уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-технологических блоков; - специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки, а также индивидуальная опалубка нетиповых монолитных конструкций; - навесные фасадные системы с воздушным зазором; - устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления; - шпунтовые ограждения котлованов и траншей; - устройства для укрупнительной сборки конструкций и крупноблочного монтажа оборудования; - оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом «стена в грунте», прокладки трубопроводов закрытым методом продавливание грунта, прокол и т. Кроме того, при реконструкции и капитальном ремонте зданий со сложными конструктивными решениями и условиями производства работ, выполняемых с применением специальных вспомогательных приспособлений, проектными организациями должны быть разработаны рабочие чертежи: - конструкций лесов, возводимых для разборки сводов, труб и т. Для разработки указанной документации генеральной проектной организацией, как правило, привлекаются проектные организации, имеющие государственную лицензию. В минимальный состав ППР на строительство объекта в целом включаются: а технологические карты схемы на выполнение отдельных видов работ; б решения по безопасности и охране труда производственного процесса; в иные документы, обеспечивающие безопасность объекта при производстве работ. Для частных ППР стройгенплан включается по необходимости, определяемой организацией, ответственной за стройплощадку. ППР утверждается руководителем организации-исполнителя строительно-монтажных работ, а частный ППР по производству специальных работ - руководителем соответствующей специализированной организации по согласованию с генеральной подрядной или иной организацией, ответственной за объект. ППР на территории действующего предприятия следует согласовать с эксплуатирующей его организацией. ППР с применением горнопроходческих, взрывных и т. Схемы разрабатывают исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в нагуре, были технологически доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства. Одновременно следует, при необходимости откорректировать имеющуюся или разработать методику выполнения и контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров. При этом определяют и согласовывают: -объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого предприятия; - порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций; - последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения; - порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств; -условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и или использования для строительства зданий, сооружений и помещений действующего производственного предприятия. К этим сооружениям относятся: кюветы, канавы, водопропускные трубы под дорогами и проездами, перепускные лотки и устройства для снижения скорости течения воды. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. Отдельно стоящие кусты следует пересадить. Деревья и кустарники, пригодные для озеленения, необходимо выкопать или пересажать в специально отведенную охранную зону. После отключения коммуникаций исключить возможность их повторного включения без разрешения соответствующих служб, а также уполномоченных государственных органов по надзору противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий. Элементы, которые могут быть демонтированы только после частичной разборки строения, предохранять от повреждения при разборке. Места ликвидации подземных сооружений засыпать грунтом и уплотнить, кроме случаев разработки котлованов в местах сноса подземных сооружений; - выполнить временный водоотвод, исключающий затопление и переувлажнение отдельных мест и всей территории застройки в целом; - растительный грунт собрать в специально отведенных местах, окучивать и укреплять; - земляные и планировочные работы выполнять в полном объеме. Насыпи и выемки следует уплотнять до проектного коэффициента плотности и спрофилировать до проектных отметок. В таких случаях застройщик до получения разрешения на строительство получает согласие владельцев дополнительных территорий на их использование, или устанавливают необходимые сервитуты. Застройщик заказчик в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, предусмотренных договором передает в пользование лицу, осуществляющее строительство здания и сооружения, необходимые для осуществления работ, обеспечивает транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода. Бытовой и строительный мусор, а также снег следует вывозить своевременно в сроки и в порядке, установленном местными исполнительными органами. При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для строительства не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны при необходимости и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий для общественных территорий - с местными исполнительными органами. При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика заказчика , исполнителя работ подрядчика, генподрядчика , фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа Госархстройконтроля и надзора или местного исполнительного органа, курирующего строительство, сроков начала и окончания строительно-монтажных работ, схемы объекта. Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т. Лицо, осуществляющее строительство принимает меры, препятствующие несанкционированному доступу на строительную площадку случайных людей и животных. Используемые для строительства здания, сооружения или помещения, входящие в состав объекта строительства, к временным зданиям сооружениям не относятся. Состав временных зданий и сооружений, размещаемых в полосе отвода линейных объектов, определяется проектом организации строительства. При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для размещения временных зданий и сооружений режим использования, охраны при необходимости и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий для общественных территорий — с местным исполнительным органом. Ввод в эксплуатацию оформляется актом или записью в журнале работ. Проект временного поселения включает генеральный план, привязанный к местности, состав временных зданий, сооружений и или помещений, схемы электро-, водо-, теплоснабжения и канализации, схему подъездных путей для всех видов используемого транспорта, решения по обеспечению связи. В составе проекта временного поселения следует предусматривать также его снос, рекультивацию земель, смету затрат на эти работы. Ввод в эксплуатацию таких поселений, зданий и сооружений осуществляется в порядке, установленном законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В случае необходимости сохранения на период строительства существующих строений следует разработать противопожарные мероприятия. Следует принимать меры, препятствующие несанкционированному доступу в здания сооружения людей и животных. О моменте взрыва, сжигания или обрушения сносимого здания или сооружения оповещаются все находящиеся на стройплощадке, а также организация, эксплуатирующая прилегающую территорию. В случае необходимости выставляется оцепление. При этом органы - держатели территориальных геофондов в установленном ими порядке следует поставить в известность об оставшихся в земле коммуникациях, помещениях, конструкциях и сооружениях. При отсутствии в указанном месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений соответствующие организации обязаны официально уведомить об этом исполнителя. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется шурфованием или иным способом , обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители эксплуатирующих организаций вручают исполнителю предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок. До принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается вручную. Ответственность за безопасность объекта, строительство которого прекращено или приостановлено, несет застройщик. К акту прилагаются исполнительная документация, журнал работ, а также документы о проведенных в ходе строительства обследованиях, проверках, контрольных испытаниях, измерениях, документы поставщиков,подтверждающиесоответствиемагериалов,работ,конструкций,технологического оборудования и инженерных систем объекта проекту и требованиям нормативных документов. При этом ограждение площадки следует поддерживать в исправном состоянии, проходы и проезды на площадку закрыты. В случае необходимости проводится обследование технического состояния конструкций и систем. Застройщик заказчик уведомляет органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о возобновлении производства строительно-монтажных работ, а также передает лицу, осуществляющему строительство, необходимую техническую и производственную документацию. Лицо, осуществляющее строительство при контроле качества строительной продукции осуществляет проверку соответствия показателей качества установленным требованиям, которые зафиксированы в проекте, стандартах и технических условиях, договорах о поставке, паспортах на изделия и других документах и выполняет: - входной контроль проектной документации, представленной застройщиком заказчиком и применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - освидетельствование геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; - операционный контроль в процессе выполнения и по завершению операций строительно-монтажных работ; - освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ по Приложению Г; - освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения по Приложению Д; - испытания и опробования технических устройств и оборудования. При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика заказчика следует оформлять соответствующим актом. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика производителя , подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний необходимо соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля следует документировать в журналах входного контроля и или лабораторных испытаний. Промежуточная оценка соответствия выполняется в форме освидетельствования результатов работ, скрываемых последующими работами далее - скрытых работ , а также промежуточной приемки элементов зданий и сооружений, ответственных конструкций, инженерных систем и их частей далее - приемка ответственных конструкций. По результатам освидетельствования составляется акт Приложение Г. В случаях, когда последующие работы выполняются возобновляются после длительного более 6 месяцев перерыва, по требованию застройщика заказчика следует выполнять повторное освидетельствование скрытых работ непосредственно перед возобновлением работ. Представители технического, авторского и государственного контроля и надзора могут выполнить проверку достоверности исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель сохраняет до момента выполнения промежуточной приемки, закрепленные на монтажных горизонтах разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты освидетельствования отдельных конструкций следует оформлять актами освидетельствования ответственных конструкций Приложение Д. В этих процедурах дополнительно могут участвовать ответственные представители авторского надзора проектировщика, государственной архитектурно-строительной инспекции по своему усмотрению, а также специалисты действующих на рынке экспертов, имеющих соответствующее разрешение на оказание инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по приглашению заинтересованного лица строительства. В соответствующих актах, подписанных исполнителем работ, следует отметить это обстоятельство. Обязательность составления, содержание и формы конкретных исполнительных документов устанавливается требованиями настоящего документа, других действующих нормативных документов, договора, проекта, а также при необходимости указаниями представителей органов государственного контроля и надзора 6. Документы, фиксирующие оценку соответствия выполненных работ или конструкций, кроме того подписываются лицами, ответственными за ведение этих работ. В случаях, установленных действующим законодательством, нормативными документами и решениями местных исполнительных органов отдельные виды документации могут передаваться также государственной архитектурно-строительной инспекции, организациям-держателям геодезических фондов и эксплуатирующим организациям в установленном ими составе и порядке. Виды, характеристики и количество основных машин следует принимать в проекте организации строительства и проектах производства работ исходя из конструктивных и объемно-планировочных решений возводимых зданий и сооружений, объемов работ, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и принятого режима их работы на стройке. Механизация строительно-монтажных работ при реконструкции действующих предприятий в стесненных условиях осуществляется с применением строительных машин, имеющих небольшие габариты и высокую маневренность, а в закрытых помещениях - и электрический привод. Строительные материалы и изделия при выпуске в обращение следует сопровождать: -документацией, в которой приведены все необходимые потребителю данные о продукции, в том числе ее наименование и или обозначение, значения показателей свойств и характеристик, влияющих на безопасность, наименование и или товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовителя и обозначение документа, в соответствии, с требованиями которого поставляется продукция, а также указания по её применению; - копией документа о соответствии для продукции, подлежащей согласно требованиям технического регламента обязательному подтверждению соответствия. В состав сопроводительной документации на продукцию, не подлежащую обязательному подтверждению соответствия, могут быть включены копии сертификатов соответствия, выданных в рамках систем добровольной сертификации, специализирующихся для работы в области строительства. Участники строительства обязаны обеспечивать сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, изделий и материалов Раздел 9 изложен в редакции приказа Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16. В отдельных случаях, предусмотренных статьей 74 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», приемка в эксплуатацию построенного объекта производится собственником заказчиком, инвестором, застройщиком самостоятельно. Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию, подписанный государственной приемочной комиссией, утверждению не подлежит. При этом по построенным объектам жилищно-гражданского назначения государственная приемочная комиссия обязана осуществить приемку в срок не более пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления от заказчика застройщика и подписанного заключения рабочей комиссии, а для крупных технически сложных общественных зданий и сооружений, а также иных объектов с производственным циклом, относящихся к сфере обслуживания населения, - не более семи рабочих дней. При этом генеральный подрядчик предоставляет заказчику комплект документов, перечисленных в разделе Б-2 приложения Б. Полномочия приемочной комиссии по конкретному объекту начинаются с даты ее назначения заказчиком инвестором, застройщиком и прекращаются с даты подписания приемочной комиссией акта о приемке объекта в эксплуатацию. Полномочия рабочей комиссии по конкретному объекту начинаются с момента ее назначения и прекращаются с момента передачи заказчику оформленного в установленном законодательством порядке положительного заключения по комплексной оценке вводимого в эксплуатацию объекта с указанием о готовности объекта к вводу в эксплуатацию. При этом копии заключения должны быть направлены заказчику застройщику и генеральному подрядчику. Безопасность и охрана труда обеспечиваются на основе решений, содержащихся в организационно-технологической документации проекте организации строительства, проекте производства работ, технологических картах и др. Подготовительные мероприятия следует закончить до начала производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке принимается и оформляется по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. При необходимости совмещения работ разрабатываются дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности их выполнения. Проводить самостоятельно и требовать от подрядных организаций проведения организаторской и воспитательной работы по повышению трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдения требований по безопасности и охраны труда, рациональному использованию природных и энергетических ресурсов. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников лицо, осуществляющее строительство оповещает об этом всех участников строительства, и предпринять меры для вывода людей из опасной зоны. Указанные мероприятия и работы предусматриваются в проектной документации. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, предварительно снимается и складируется в специально отведенных местах. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров - накопителей. В приложение А внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16. Приложение А обязательное Перечень документов, которые должны находиться на строительной площадке в оригиналах или копиях Разрешение на строительство, в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрено законодательством и решениями органов государственной Республики Казахстан. Распорядительные документы приказы ответственных организаций о назначении ответственных должностных лиц. Уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ. Специальное разрешение ордер на производство изыскательских, геодезических, земляных и буровых работ, выданное местной администрацией, если выдача таких разрешений предусмотрена территориальными строительными нормами. Акт протокол о передаче строительной площадки ответственной организации. Акт о передаче ответственной организации геодезической разбивочной основы. Проектно-сметная документация, соответствующая текущей стадии выполнения строительно-монтажных работ. Проект производства работ или иная организационно - технологическая документация, соответствующая текущей стадии выполнения строительно-монтажных работ если она разрабатывалась и утверждалась. Решения по технике безопасности, если они не входят в состав проекта производства работ. Журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций. Общий журнал работ и специальные журналы по отдельным видам работ только подлинники. Журнал авторского надзора если по данному объекту ведется авторский надзор. Журнал инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предписания и другие документы проверок, ранее проведенных надзорными и контролирующими органами; Иные документы, обязательность наличия которых на объекте установлена действующими нормативными документами. В приложение Б внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16. Приложение Б обязательное Перечень документов, предъявляемых застройщиком при приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию Б-1. Документация, подготавливаемая застройщиком Государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного постоянного пользования землей. Утвержденный проект рабочий проект с приложением заключений государственных органов об отводе земельного участка под строительство и протокола радиационного контроля этого участка. Уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ. Акт выноса в натуру границ земельного участка и схема выноса в натуру основных осей здания сооружения. Справки территориальных или других эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и объект принят ими на обслуживание. Паспорта на установленное оборудование. Акты о комплексном опробовании оборудования. Специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных соответствующим органам государственного надзора в случаях, когда выдача таких разрешений предусмотрена положениями об этих органах. Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт. Документация, представляемая застройщику заказчику исполнителем подрядчиком Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ с указанием видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, ответственных за их выполнение, и данных о наличии соответствующих лицензий. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных работ этим чертежам, а также внесенным в них в установленном порядке изменениям. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией. Исполнительная геодезическая документация в составе, установленном на основе требований нормативных документов на соответствующие здания, сооружения, конструкции и виды работ, а также условиям договора подряда. Сертификаты в том числе пожарные и гигиенические , технические паспорта, протоколы испытаний, в том числе о радиационной безопасности, или другие документы, удостоверяющие соответствие качества, безопасности, свойств материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ, требованиям, установленным в проектной документации. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций и т. Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. Акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытаний сварных соединений. Акт о выполнении уплотнения герметизации вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом. Акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей. Акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации. Акты приемки устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противопожарной защиты. Акты приемки других специальных систем и оборудования. Журналы производства работ и авторского надзора. Материалы проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора. В приложение В внесены изменения в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16. Приемка выполненных строительно-монтажных работ Результаты операционного контроля качества работ Должность, фамилия, инициалы и подписи ответственного лица и лица, оценивающего качество работ Ед. В случае приостановки строительства объекта в связи с его консервацией журнал передается на хранение заказчику, застройщику либо, если это предусмотрено договоромподряда, остается на хранении у генерального подрядчика подрядчика. В разделе указываются сведения о начале и окончании строительных работ и о ходе их выполнения, а также краткие сведения о методах производства строительных работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, о вынужденных простоях строительных машин с указанием принятых мер , об испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и другие , об отступлениях от рабочих чертежей с указанием причин и их согласовании, об изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, о переносе транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операционного контроля качества работ, об исправлениях или о переделках выполненных строительных работ с указанием виновных , а также о метеорологических и других особых условиях производства строительных работ. Описание строительных работ производится по конструктивным элементам здания или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись строительные работы, качество которых контролируется и подлежит оценке. В случае заявления в ходе проверки самоотвода или отвода, запись о решении руководителя контролирующего надзорного органа о замене проверяющего вносится в графу 8 раздела 7 журнала. Исправления не должны препятствовать прочтению первоначальной записи. Отметки и исправления, вносимые в журнал, подписываются проверяющим руководителем проверки.
